# 🗓️ 통합 프로젝트 할 일 (To Do List)

**기준 날짜:** 2026-05-06
**상태 정의:** `진행중` / `완료 ✅` / `미정`

## 🚀 1. 칼리버스 x 롯데월드 어드벤처 (이머시브 스토어)
| # | 작업 항목 | 상세 내용 | 담당자 | 기한 | 상태 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1-1 | 3D 에셋 및 UI 디자인 착수 | AI 컨셉 이미지를 기반으로 실제 3D 에셋 및 UI 디자인 진행. | (디자인팀) | 미정 | 진행중 |
| 1-2 | 파노라마 뷰어/미니게임 기술 검토 | WEB 기반의 360도 파노라마 뷰어 및 미니게임 엔진(Phaser 등) 기술 검토 완료. | (개발팀) | 미정 | 진행중 |
| 1-3 | API 연동 및 쿠폰 로직 설계 | 롯데월드 공식 예매 시스템과의 API 연동 및 쿠폰 발행 로직 상세 설계. | (마케팅/백엔드) | 미정 | 진행중 |

## 🎉 2. HYBE CINE FEST 2026 협업
| # | 작업 항목 | 상세 내용 | 담당자 | 기한 | 상태 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2-1 | 응원법 가이드 요소 디벨롭 | C안 기반으로 응원법 박자 가이드 요소(붓점, 아이콘 등) 추가 및 골인 지점 조정. | (디자인팀) | 미정 | 진행중 |
| 2-2 | 타이밍 동기화 적용 | B안(자간 조절을 통한 타이밍 동기화) 전면 적용 및 테스트 완료. | (개발팀) | 미정 | 진행중 |
| 2-3 | 응원봉 아이콘 에셋 제작/교체 | 레퍼런스 참고하여 단순화된 형태의 응원봉 아이콘 제작 및 UI에 교체. | (디자인팀) | 미정 | 진행중 |
| 2-4 | 배경 이펙트 및 로고 수정 | 배경 입자 효과 속도 감속 및 우측 하단 HYBE 로고 삭제 처리. | (개발팀) | 미정 | 진행중 |
| 2-5 | 가사 독음 최종 확정 (텍스트 픽스) | 싱크 작업 후 수정을 방지하기 위한 사전 텍스트(독음) 최종 확정 및 공유. | (하이브/영화사그램) | 미정 | 진행중 |
| 2-6 | 4K 원본 소스 전달 | 레이블 협의를 통해 가능한 신속하게 고해상도 영상 소스를 전달. | (하이브/영화사그램) | 미정 | 진행중 |

## 🏢 3. 하이마트 가상 스토어
| # | 작업 항목 | 상세 내용 | 담당자 | 기한 | 상태 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 3-1 | 데이터 명세서 재정의 (A1) | 최소 로그 데이터 기반으로 상세 요구사항 정의서를 작성 및 공유. | 김원일 / 오경득 | TBD | 진행중 |
| 3-2 | 기술 구현 로직 설계 (A2) | Browser Exit 감지 및 웨이포인트 기반 체류 시간 산정 구체화 작업. | 김상엽 (넥서스) | TBD | 진행중 |
| 3-3 | 보안 가이드라인 확정 (A3) | 고지 문구, 수집 항목, 삭제 정책을 보안팀 공식 전달 및 컨펌 확보. | PM 한예성 | **즉시** | 진행중 |
| 3-4 | 사업부 최종 협의 (A4) | 데이터 로깅 최소화 방안의 비즈니스 타당성을 최종 재확인. | 김원일 / 정현욱 | TBD | 진행중 |

## 🛍️ 4. 스포티앤리치 가상 스토어
| # | 작업 항목 | 상세 내용 | 담당자 | 기한 | 상태 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 4-1 | URL 리다이렉션 지연 해결 (A1) | 지연된 리다이렉션 처리 완료 및 결과 공유. | 정현욱 (사업실) | **즉시** | 진행중 |
| 4-2 | 보안 심사 사전 리허설 (A2) | 보안 심사 대응을 위한 자체 점검 및 버퍼 확보. | 김상엽, 김성환 | 2026-05-05 | 진행중 |
| 4-3 | 채널 토큰 조기 수령 (A3) | 롯데온 연동 토큰을 예정일(05/14)보다 앞당겨 확보 및 전달. | 정현욱 | 2026-05-13 | 진행중 |
| 4-4 | 빌드 프리징 준비 (A4) | 모든 개선 사항 반영 및 최종 QA 돌입을 위한 준비 작업 완료. | 송병준, 최성연 | 2026-05-14 | 진행중 |

---
**💡 요약 가이드:**
*   **가장 시급한 항목:** 하이마트의 **보안 가이드라인 확정 (3-3)**과 스포티앤리치의 **URL 리다이렉션 해결 (4-1)**입니다. 이 두 가지는 즉시(ASAP) 처리해야 하는 액션 아이템으로 분류되었습니다.
*   **주요 개발 흐름:** 칼리버스와 하이마트 프로젝트의 경우, 로그 데이터 수집 범위 및 기술 로직 설계가 가장 핵심적인 진행 단계인 것으로 보입니다.